Trang Thông tin điện tử huyện Tam Đường

http://tamduong.laichau.gov.vn

Kiểm tra xoá nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Tam Đường

Sáng 7/5, Tổ 1 thuộc Đoàn kiểm tra số 2 do đồng chí Vũ Mạnh Hà – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) làm Tổ trưởng kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Tam Đường.
NT1
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ 1 cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra tiến độ xoá nhà tạm, nhà dột nát tại xã Bản Giang.
Cùng đi có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Huyện uỷ Tam Đường, UBND huyện Tam Đường; chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các xã: Nùng Nàng, Bản Giang, Bản Hon, Khun Há, Nà Tăm, Sơn Bình.
NT2
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ 1 biểu dương các hộ ở bản Hon (xã Bản Hon, huyện Tam Đường) đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành các ngôi nhà đúng tiến độ.
Tổ 1 đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã: Nùng Nàng, Bản Giang, Bản Hon, Khun Há, Nà Tăm, Sơn Bình. Lãnh đạo các địa phương đã báo cáo khái quát tiến độ triển khai thực hiện cũng như đưa ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã. Tại xã Nùng Nàng đã triển khai thực hiện xoá 22 căn, đến nay 7 căn đã hoàn thành, 4 căn đang triển khai và 11 căn chưa khởi công; xã Bản Giang thực hiện 77 căn, trong đó 40 căn hoàn thành, 37 căn đang triển khai; xã Bản Hon thực hiện 68 căn, trong đó 17 căn đã hoàn thành, 50 căn đang triển khai, 1 căn chưa khởi công; xã Khun Há thực hiện 68 căn, trong đó 13 căn đã hoàn thành, 55 căn đang triển khai; xã Nà Tăm thực hiện 33 căn, trong đó 24 căn đã hoàn thành, 9 căn đang triển khai; xã Sơn Bình thực hiện 57 căn, trong đó 25 căn hoàn thành, 31 căn đang triển khai, 1 căn chưa khởi công. Các hộ được hỗ trợ nhà chưa khởi công vì một số lý do như chọn ngày, bận công việc đi làm ăn xa...
NT3
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Tam Đường, xã Nùng Nàng thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý A Chỉnh - bản Xì Miền Khan, xã Nùng Nàng.
NT4
 thăm hỏi, động viên gia đình được hỗ trợ nhà ở xã Khun Há (huyện Tam Đường).
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ 1 cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, xã thăm hỏi, động viên các hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ nhà ở đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đặc biệt, đối với những hộ chưa khởi công, lãnh đạo huyện, xã cần phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình để bàn bạc và tiến hành khởi công khẩn trương để hoàn thành tiến độ xây dựng. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng yêu cầu lãnh đạo huyện, xã định hướng, tư vấn cho các hộ được hỗ trợ nhà ở xây dựng nhà kiên cố nhưng cũng cần phải xây dựng bếp, nhà vệ sinh để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, cùng với đó chú trọng xây chuồng trại xa nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với các hộ đã khởi công, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành xong trước ngày 20/6.
Cầm Thanh
 

Tác giả: Trang TTĐT Quản trị

Nguồn tin: Cầm Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down